SwindlerBank
Home | Gantt | Tarea | Recursos

##### Nombre

##### Fecha de inicio

##### Fecha de fin

##### Recursos

Fase01 | 28/10/09 | 8/11/09 |
Modelado Requisitos alto nivel | 28/10/09 | 2/11/09 | María Jesús, José Luis, Antonio
Modelado arquitectura alto nivel | 31/10/09 | 5/11/09 | María Jesús, José Luis, Antonio
Prototipado basico | 3/11/09 | 7/11/09 | María Jesús, José Luis, Antonio
Planificación del proyecto | 6/11/09 | 8/11/09 | María Jesús, José Luis, Antonio
Entrega Fase 01 | 8/11/09 | 9/11/09 |
Fase02 | 8/11/09 | 22/11/09 |
Prueba de la arquitectura del sistema | 8/11/09 | 17/11/09 | María Jesús, José Luis, Antonio
Establecimiento y actualización del gestor de la configuración | 11/11/09 | 22/11/09 | María Jesús, José Luis, Antonio
Entrega Fase 02 | 22/11/09 | 23/11/09 |
Fase03 | 22/11/09 | 6/12/09 |
Fase04 | 6/12/09 | 20/12/09 |
Fase05 | 20/12/09 | 12/01/10 |
Fase06 | 12/01/10 | 27/01/10 |

Ganttproject (2.0.10) | ganttproject.biz 22/11/09 - 0:00:00